11 
 
Sie entwickeln eine interaktive Einarbeitungslösung mit KI-Unterstützung: 
Analysieren Sie bestehendes Projektwissen, individualisieren Sie Lernpfade und bieten Sie 
neuen Mitarbeitenden personalisierte Schulungsmodule an. 
Welche Lerninhalte sollte die KI zur Verfügung stellen? 
Wie kann sie Wissenslücken automatisch erkennen und passende Lernangebote ableiten? 
Fazit: Erfolgreiche Projekte durch Wissenssicherung und flexible Ressourcenplanung 
Eine durchdachte Strategie zur Sicherstellung von Wissen und Rollenübergängen ist 
essenziell für den Projekterfolg. Durch gute Dokumentation, ein aktuelles Projekthandbuch 
und die Nutzung von Stellvertretern oder externen Experten lassen sich Personalwechsel 
reibungslos gestalten. Setzen Sie auf eine systematische Wissenssicherung und KI-
gestützte Einarbeitung, um Projekte trotz wechselnder Ressourcen effizient umzusetzen und 
Verzögerungen zu minimieren. 
 
Scope Creep 
Scope Creep – Eine stille Gefahr im Projektmanagement 
Viele Projekte scheitern nicht an fehlender Expertise oder Ressourcen, sondern an 
schleichender Zielverschiebung – dem sogenannten Scope Creep. Oft beginnt er harmlos: 
ein kleiner Zusatzwunsch hier, ein zusätzlicher Arbeitsschritt dort. Doch die Konsequenzen 
sind gravierend: Zeit- und Budgetüberschreitungen, Frustration im Team und ein Projekt, das 
sein ursprüngliches Ziel verfehlt. 
Das Problem: Unkontrollierter Scope Creep 
Scope Creep entsteht, wenn sich der Projektumfang schleichend über das ursprünglich 
Vereinbarte hinaus ausweitet – ohne formelle Zustimmung oder Anpassung von Zeitplan und 
Ressourcen. Die Ursachen: 
• 
Fehlende Abgrenzung des Projektziels 
• 
Unklare Anforderungen und Erwartungen der Stakeholder 
• 
Mangelh