igt werden? 
Sie sind Projektplaner: 
Vergleichen Sie im angehängten Projektplan die Ergebnisse der Vorwärts- und 
Rückwärtsrechnung, um einen realistischen und tragfähigen Projektzeitplan zu erstellen. 
Berechnen Sie sowohl das frühestmögliche Projektende als auch den spätestmöglichen 
Start einzelner Aufgaben. 
Welche Unterschiede ergeben sich zwischen beiden Berechnungen? 
Welche Aufgaben sollten früher beginnen, um terminliche Engpässe zu vermeiden? 
Fazit: Erfolgreiche Projekte durch realistische Zeitplanung  
Eine durchdachte Zeitplanung ist essenziell, um Projekte effizient und erfolgreich 
abzuschließen. Durch die Berücksichtigung von Urlaubszeiten, die Einholung fundierter 
Expertenschätzungen und die Anwendung von Vorwärts- und Rückwärtsrechnung lassen 
sich realistische Zeitrahmen setzen. Setzen Sie auf eine durchdachte Zeitplanstrategie, um 
Verzögerungen zu minimieren und Ihr Projektteam nachhaltig zu entlasten. 
 
Regulatorische Anforderungen